---
from: 개발팀장
to: 총괄PM
type: 상태보고
subject: 개발팀 업무현황 보고 — 2026-04-17
priority: normal
status: 대기
created: 2026-04-17
---

# 개발팀 업무현황 보고 — 2026-04-17

pm-auditor Major M2 후속 조치 (`2026-04-16_업무현황_개발실.md` DEPRECATED → 2026-04-17 최신 현황 신규 작성). 실측 기준 (C23 준수 — tool_use 결과로 입증된 것만).

## 1. 활성 지시 현황 (PD 지시 로그 기준, 4건)

| # | 지시 요지 | 상태 | 핵심 |
|---|----------|------|------|
| **#28** | 기획팀 밸런스 작업용 시뮬레이션 대응 (Unity MCP 방향 전환) | 진행중 | Unity MCP 기반 기술검토 완료. Phase 3 재개 로드맵 PD님 논의 대기. Python 시뮬 소실 확정 → 교차 검증 축 Unity MCP 단일로 확정 |
| **#1** | NerdNavisCore 퇴사 대응, 자체 범용 코어 신규 제작 | 진행중 | Tier 1 Core 4종 완료 (Log·CoroutineRunner·MonoSingleton·ServiceLocator + 테스트 28건). 구 `개발팀/코어_설계/` 흡수 판정 완료 (2026-04-17). **Tier 1 잔여 9종 미착수 (차단 요인 없음)** |
| **#5** | (3대 지시) A. Framework Tier 1, B. Phase 0-B/C, C. PM 보고 | 진행중 | A 일부 완료 (Core 4종), B-1/B-2/B-3 완료 (08·09·10 문서), C 완료. **Tier 1 잔여 9종 + Phase 0-C(Q-P1/P2/P3 응답서·시뮬레이터 전략) 미착수** |
| **#2** | 서버 Critical 보안 3건 | 보류 | 서버 파트 정비 미완료 (PD님 지시). 재개 트리거: 서버팀 가동 시점 |

## 2. 즉시 착수 가능 작업 (차단 요인 없음)

1. **Tier 1 잔여 9종 구현** (#1·#5A 겹침) — EnumToInt·EnumEx·FormatEx 등. OI-2 C+H1 배포방식 승인 완료(`7187ac6`), 네임스페이스 확정, 설계 문서 존재. **외부 차단 요인 없음**. 즉시 착수 가능
2. **Phase 0-C Q-P1/P2/P3 응답서·시뮬레이터 전략 문서화** (#5B 잔여) — 시뮬레이터 전략은 Unity MCP 방향으로 확정되었으므로, Phase 0-C 스코프 재정의 후 문서화 가능

## 3. 차단 요인 있는 작업

1. **#28 시뮬레이션 Phase 3 재개** — PD님이 Phase 3 재개 로드맵을 별도 논의 예정으로 언급하심. 재개 트리거: PD님 Phase 3 재개 논의 결과 통보. 07_v2·11·12 문서 신설 착수도 동 트리거에 종속
2. **#2 서버 Critical 보안 3건** — 서버팀 가동이 PD님 지시로 정지된 상태. 재개 트리거: 서버 파트 정비 완료 통보

## 4. PD님 결정 대기 항목 (C29 엄격 해석)

**없음.** 개발팀 재량 또는 팀 자율 논의로 처리 가능한 범위에 한정하여 검토한 결과:

- **#28 Phase 3 재개 시점**: PD님이 이미 "별도 논의 예정"으로 명시하셨으므로 이는 PD님 주도 항목, 개발팀에서 되묻지 않음
- OI-2 C+H1 승인, C17-3·#17·#12 실효 처리, 헌법 제1원칙 목표 2 해석 등 과거 대기 항목은 모두 해소됨 (pm-auditor 감사에서 확인)

## 5. 2026-04-17 주요 변경 요약

1. pm-auditor Critical C1 해소 — PD 지시 로그 #1 산출물 경로 실측 정정 (구 `개발팀/코어_설계/` 3건 흡수 완료 판정, 본 보고서와 동시 수행)
2. #28 Unity MCP 방향 전환 기술검토 완료 (`2026-04-17_Unity_MCP_시뮬레이션_기술검토_개발팀.md`)
3. 헌법 제1원칙 목표 2 해석 확정 — "코어 프레임워크 차기 프로젝트 활용" (Unity 전제 무관)

## 6. 개발팀 권고 (PM 자율 처리 요청 사항)

- **Tier 1 잔여 9종 구현 착수**는 팀 재량 범위 내이므로 PM 승인 즉시 진행 가능. 별도 PD님 확인 불요 (C29)
- Phase 0-C 스코프 재정의는 #5B 연장선, 팀 자율 논의 후 PM에게 결과만 보고 예정

---

**정직성 태그 (C23)**:
- 본 보고서의 모든 상태 판정은 2026-04-17 PD 지시 로그·git 이력·파일시스템 실측 결과에 근거
- 구 `개발팀/코어_설계/` 흡수 판정 근거: 커밋 `1f50ce5` (문서 2건) + `7187ac6` (_skeleton 발전적 흡수)
- _skeleton 판정은 "코드 실체가 `코어코드/NerdNavis.Framework/`로 발전적 흡수"로 해석 — 1:1 파일 복제가 아닌 **역할 승계** (추정이 아닌 git 이력·파일시스템 상관관계 기반 판정)
