# 기획팀 — PD님 직접 지시 로그

> **목적**: 기획팀 세션에서 PD님이 직접 지시한 사항을 트래킹하여 총괄PM·전 조직과 공유
> **관리 책임**: 기획팀장
> **단일 SOT**: 본 파일이 유일한 공식 기록처. 기획팀 내부 별도 로그 작성 금지 (이중 관리 방지)
> **참조 규칙**: C13 (PD 지시 트래킹·공유 의무, 핵심 규칙), P19 (운영 절차), P9 (총괄PM 모니터링), C3 (이슈 은폐 금지)
> **구조**: P19 활성·아카이브 2분할 (2026-04-16 적용). 세션 갱신(P21) 시 활성 테이블만 스캔.

---

## 작성 규칙

### 기록 시점 (시작·진행·완료·중단 4단계 전부)
- **시작**: 지시 받은 즉시 등록 (응답 전이라도)
- **진행**: 작업 중 주기적 갱신
- **완료**: 응답·산출물 확정 시 산출물 경로 + `완료` 표기 → **완료 아카이브로 이동**
- **중단**: `보류`/`취소` 발생 시 **중단 사유 + 사후 조치 계획** 반드시 함께 기록

### 처리 상태
- `대기` — 지시는 받았으나 착수 전 → **활성 지시**
- `진행중` — 작업 진행 중 → **활성 지시**
- `보류` — 선행 조건 미충족 등으로 일시 보류 (중단 사유·사후 조치 필수) → **활성 지시**
- `완료` — 산출물 확정 + 응답 완료 → **완료 아카이브**
- `취소` — PD님이 지시 철회 (중단 사유 필수) → **완료 아카이브**

### 누락 시
C3·C13 위반에 해당. **즉시 자진 보고 후 소급 등록**.

---

## 🚨 소급 등록 안내 (2026-04-15)

**C13 위반 자진 정정**. 2026-04-15 기획팀 세션에서 PD님이 직접 지시한 사항을 진행 중/완료 시점에 등록하지 않아 총괄PM의 P9 모니터링 이전에 자기검증으로 발견. C3 원칙에 따라 소급 등록한다. (개발팀 2026-04-14 사례와 동일 유형의 위반 반복)

---

## 활성 지시

| # | 일시 | 지시 요지 | 처리 상태 | 산출물 경로 | 중단 사유 | 사후 조치 |
|---|------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 3 | 2026-04-15 (세션 중반) | Phase 3 업무 착수 지시 | **진행중 (Day 2~3 완료 · Day 4~7 착수 대기)** | `프로젝트/수상한잡화점/기획/Phase3_재개준비_체크리스트_v1.md` + `재검증_템플릿_v1.md` (Day 1) + 개발팀 리포트 정식본 `공유/소통/개발팀→기획팀/2026-04-20_Unity_MCP_실측검증_리포트_v1.md` (UTF 10/10 Passed 근거) + **`공유/소통/기획팀→개발팀/재검증보고_Phase0_1_2_v1.md`** (Day 2~3 재검증 6건: 적정 4 / 시뮬 스코프 외 2) + `REQ초안_3성조건_12개_판정로직.md` | - | 2026-04-20 Day 2~3 병렬 완료 (Task Agent `기획팀장`). **#1·#2·#3·#4 적정** · **#5·#6 시뮬 스코프 외 → Day 8~10 이관**. Day 4~7: #16 각성·#17 진화 즉시 / #18·#19·#20 장비·세트·인장은 `Assets/Sim/Scenarios/` 확장 REQ 필요. PM 에스컬레이션 4종(정식 수치 재산출·시나리오 확장 REQ·UTF 범위 특이 사항·방어·쉴드 시뮬 상태) 대기 |

---

## 완료 아카이브

| # | 일시 | 지시 요지 | 처리 상태 | 산출물 경로 | 중단 사유 | 사후 조치 |
|---|------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 39 | 2026-04-17 | 수상한잡화점 JSON 데이터 완벽 숙지 체크·준비 — 다음 기획 지시 즉시 이행 가능 상태 | **완료** | `공유/소통/기획팀→PM/2026-04-17_JSON_데이터_숙지_현황.md` — A. 카탈로그(Export 60종 JSON + CSV 쌍 14종) / B. 자가 평가(완전 26종·부분 20종·미정밀 14종) / C. 정밀 숙지 수행(전체테이블감사_v1.md 전수 재읽기) / D. 정합성(JSON ↔ 밸런싱 문서 일치) / E. 이행 준비 완료 선언 / F. 기각안 3종 | - | 다음 PD님 기획 지시 수령 시 JSON 근거 기반 즉시 대응 |
| 35 | 2026-04-17 | 밸런싱 md 4종 변경 이력 테이블 표준화 (팀장 재량 진행 일괄 승인) | **완료** | `프로젝트/수상한잡화점/기획/스테이지난이도곡선_v1.md`·`밸런싱전략_v1.md`·`전체테이블감사_v1.md`·`빌드_조건_충돌점검_v1.md` 각 하단 "변경 이력 (P16 산출물 추적성)" 섹션 신설 + 초기 행 기입 | - | 차기 밸런스 변경 시 표준 포맷으로 1행 append. 필드: 일시/변경자/변경 필드/이전값→이후값/재미 근거/관련 PD 지시# |
| 34 | 2026-04-17 | 전문가 에이전트 6종 기록 의무 명시 + 구 P20 잔존 제거 (팀장 재량 진행 일괄 승인) | **완료** | `.claude/agents/balance-designer.md`·`content-designer.md`·`level-designer.md`·`narrative-designer.md`·`system-designer.md`·`ux-designer.md` 각 파일 "공통 업무 규칙" 섹션 교체 + "기록 의무 (영역 특화)" 섹션 신설. 구 P20(일일보고) 문구 전량 제거, SKILL.md 단일 SOT 참조로 통일 | - | PM이 `.live/` 더미 반영 예정. 차기 감사 시 plan-auditor로 준수 여부 교차 검증 |
| 33 | 2026-04-17 | 밸런스 요구서 표준 템플릿 신설 (팀장 재량 진행 일괄 승인) | **완료** | `공유/소통/기획팀→개발팀/REQ-템플릿_밸런스수치.md` (9개 섹션: 요구서 식별·변경 필드 목록·변경 전후 수치·재미 근거(C7)·개발 관점 우려 예상(C11)·검증 방법·백업 이력(C6·P16)·기각안(P24)·응답 섹션) | - | 향후 밸런스 수치 요청은 본 템플릿을 복사하여 사용. 템플릿 개선 필요 시 변경 이력 테이블에 반영 |
| 32 | 2026-04-17 | 어뷰징 판정 솔루션 기획 — 시뮬레이터 경계값 기반 클라/서버 검증 체계 설계 (기획팀 주도) | **완료** | `공유/소통/완료/2026-04-17_어뷰징판정_솔루션_기획서_v1.md` (A~G 7개 섹션 + 기각안 5종). Unity MCP 시뮬 가동 후 경계값 확정은 후속 작업 | - | PM 검토 → 개발팀 F 섹션 인계 → Unity MCP 시뮬 가동(별도 PD 지시) → 경계값 테이블 v1.0.0 산출 → balance-designer 마진 재검토 |
| 31 | 2026-04-17 | P24 "기각안" 필드 필수화 — 헌법 제1원칙 목표 2 원칙 B(인사이트 기록) 직결. 기획팀장 `2026-04-17_업무공유체계_점검_기획팀.md` 안건 1 채택 | **완료** | SKILL.md P24 본문 개정(결정·설계 엔트리 필수화 + 기각안 필드 필수화 근거 섹션 신설). 적용 주체: PM·팀장급·전문 에이전트 6종·3축 감사관 공통 | - | 기획팀장·개발팀장.md에 P24 기각안 필수 지침 명시. 향후 기각안 기록률 주기 점검 |
| 30 | 2026-04-17 | 기획팀장 맥락 오류(plan-auditor "미신설" 오인) 원인 점검 + 재발 방지 조치 | **완료** | (1) 원인 2중 진단: 기획팀장.md·개발팀장.md가 폐기된 P20(일일보고) 잔존 + P24·P26·P27 미반영 + PM이 Agent 호출 시 최신 헌법급 변경 요지(d33b8be) 프롬프트 누락 (2) 조치: SKILL.md P27-2 "호출 프롬프트 필수 3요소" 추가, 기획팀장·개발팀장.md에 P24·P26·P27·3축 감사관 지침 신설, 구 P20 지침 제거 | - | PM 호출 프롬프트 체크리스트 운영 강제 — 차기 Agent 호출 시 (가)활성 PD 지시 요약 (나)최근 헌법급 변경 요지 (다)관련 신규 에이전트·도구 3요소 필수 포함 |
| 27 | 2026-04-16 | 유니티 프로젝트 현재 상태 점검 — 기존 분석 산출물(개발/ 10건, 기획/ 12건) 유효성 교차 검증 | **완료** | `공유/소통/완료/2026-04-16_유니티프로젝트_점검_기획팀.md` (8,683 bytes 실측 확인) | - | 후속: xlsm SOT 확정, Spine 도입 현황 개발팀 확인, GameManager.cs 소재 파악 (별도 신규 지시 필요 시 등록) |
| 26 | 2026-04-16 | PM 통합 허브 + 부서 독립 세션 하이브리드 구조에 대한 기획팀장 의견 제출 | **완료** | `공유/소통/완료/2026-04-16_하이브리드구조_기획실의견.md`. 총괄PM 교차 검토 후 보완 5건 구현(`c14348b`) | - | - |
| 25 | 2026-04-16 | 조직 프로세스 고도화 3대 문제 기획팀장 개선안 제안 | **완료** | `공유/소통/완료/2026-04-16_프로세스고도화_개선안_기획실.md`. 총괄PM 교차 검토 후 통합 6건 구현(`6768969`) | - | - |
| 24 | 2026-04-15 | (PD님 직접 승인 — Git 4건 일괄, 범조직 공통) **GIT동기화방안 v2 §8 결재 확정** ⑧ 밸런싱 .xlsm B안 외부 SOT 유지 + ⑨ 스킬 모듈 A안 기획팀 전용 유지 (기획팀장 권고 채택). #8 항목 종결 | **완료** | v2 §8 갱신 + 조직공지 + main 반영 | - | 후속: 미래 .xlsm 편입 시 외부 SOT 운영 방침 유지, 스킬 모듈은 차기 프로젝트 시점 재평가 |
| 23 | 2026-04-15 | (PD님 직접 승인, 범조직 공통 — A안) **C17-3 동기화 블록 5단계 정제** | **완료** | C17-3 본문 갱신 수령 | - | - |
| 22 | 2026-04-15 | (PD님 직접 승인, 범조직 공통 — B안) **운영 자동화 Phase 1+2 적용** | **완료** | 기획팀 CLAUDE.md @import 추가 + .claude/settings.json hook 동기 | - | - |
| 21 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 범조직 공통) **C17-3-α 신설 — 복사 명령어 간결화 원칙** | **완료** | C17-3-α + 메모리 신설 + main 반영 | - | - |
| 20 | 2026-04-15 | (PD님 직접 승인, 범조직 공통) **C20-7 신설** | **완료** | 기획팀장 동기화 명령 포함 + main 반영 | - | - |
| 19 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 범조직 공통) **C20 신설 — 팀장급 커밋·푸시 재량 원칙** | **완료** | 조직공지 + CLAUDE.md 최근 규칙 변경 + 본문 수령 확인 | - | - |
| 18 | 2026-04-15 | (PD님 직접 위임) **기획팀장 결정 문의 처리 — 총괄PM 권한 행사** | **완료** | #11·#12 상태 정정 완료 + main 병합 진행 | - | - |
| 17 | 2026-04-15 | (PD님 직접 승인, 범조직 공통) **C17-3 보강 — 진입 절차 3요소 의무** | 완료 | 조직공지 + CLAUDE.md 최근 규칙 변경 수령 확인 | - | - |
| 16 | 2026-04-15 | (PD님 직접 승인, 범조직 공통) **C19 신설 — 승인 범위 엄격 해석 원칙** | 완료 | 조직공지 + CLAUDE.md 최근 규칙 변경 수령 확인 | - | - |
| 15 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시·처분, 범조직 공통 공유) **총괄PM 절차 위반 영구 기록** | 완료 | `공유/조직공지/2026-04-15_절차위반_영구기록_승인범위_확대해석.md` 수령 확인 | - | - |
| 14 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 범조직 공통) **C18 신설 + C17 보강** | 완료 | 조직공지 수령 + CLAUDE.md 최근 규칙 변경 갱신 | - | - |
| 13 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 범조직 공통 공유) **코어 프레임워크 목적 정정 — R&D 자산화** | 완료 | 조직공지 수령 확인 | - | - |
| 12 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 범조직 공통) **C17 신설 — 세션 이동 복사 명령어 동봉 의무** | **완료** | C17 신설 + 조직공지 + CLAUDE.md 갱신 (C10-6 3중 전파) | - | - |
| 11 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 범조직 공통) **조직 비전(목표 3건)을 헌법 제1원칙으로 편입** | **완료** | 헌법 제1원칙 섹션 신설 + 조직공지 + CLAUDE.md 갱신 (C10-6 3중 전파) | - | - |
| 10 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 전 부서 일괄 하달) **조직 노하우 git 최종 동기화 점검** | **완료** | 3축 검증 완료: 파일 존재·git 추적·원격 반영 실측 일치 | - | - |
| 9 | 2026-04-15 | (PD님 직접 지시, 범조직 공통) **새 PC 셋업 결과를 코어룰로 정식화 (C16 신설)** | **완료** | C16 신설 + 조직공지 + 신PC 체크리스트 v2 + 메모리 갱신 | - | - |
| 8 | 2026-04-15 (총괄PM 경유) | GIT동기화방안 v2 ⑧⑨ 기획팀장 수렴 | **완료** | #24 PD님 일괄 승인으로 종결 | - | - |
| 7 | 2026-04-15 (세션 말미) | 기획팀장 자기검증 — 진행 작업이 총괄PM에 공유되었는지 체크·보고 | 완료 | 로그 소급 등록 + 일일보고 작성 완료 | - | - |
| 6 | 2026-04-15 (위와 동시 지시) | 재발 방지 규칙 정비 | 완료 | C10을 C10-1~C10-5로 확장 + 교훈 기록 + CLAUDE.md 환기 메모 추가 | - | - |
| 5 | 2026-04-15 (위와 동시 지시) | C10 선행 검증 범위 확대 노하우 조직 공유 | 완료 | `공유/조직공지/` 폴더 신설 + 의무화 공지 작성 | - | - |
| 4 | 2026-04-15 (C3 자진 보고 직후) | Phase 3 산출물 처리 방향 결정 — **C안 채택** | 완료 | Phase3 v1 삭제, REQ001~003 상태 갱신 | - | - |
| 2 | 2026-04-15 (세션 중반) | 공통 업무 규칙 공지 예고 | 완료 | 후속 규칙 전달 시 이행 | - | - |
| 1 | 2026-04-15 (세션 초반) | 기획팀-개발팀 유기적 연동 체계 구축 | 완료 | `공유/README.md` 신설 + 연동 폴더·CLAUDE.md 섹션·메모리 기록 | - | - |
