---
from: 총괄PM
to: 개발팀장
type: 작업요청
subject: 기획팀 밸런스 작업을 위한 시뮬레이션 대응 요청
priority: high
status: 진행중
created: 2026-04-16
ref: PD님 직접 지시 (2026-04-16)
---

# 기획팀 밸런스 작업을 위한 시뮬레이션 대응 요청

> **PD님 직접 지시**: "기획파트에서 밸런스 작업을 진행할 수 있도록 시뮬레이션 대응을 요청해"

---

## 1. 요청 배경

기획팀이 수상한 잡화점 밸런스 작업(Phase 3: 성장 요소별 기여도 측정)을 진행하려면 **신뢰할 수 있는 전투 시뮬레이션 환경**이 필요합니다.

현재 상태:
- 기획팀 Phase 3 HOLD 중 (`⚠️_PHASE3_HOLD_공지.md`)
- HOLD 재개 조건 중 핵심: **개발팀 시뮬레이터 이원화 해소**
- 개발팀 PD 지시 로그 #3에 시뮬레이터 이원화 해소 작업이 `진행중`으로 등록됨
- 착수계획 문서: `프로젝트/수상한잡화점/개발/07_시뮬레이터_이원화_해소_착수계획_v1.md`

---

## 2. 요청 사항

### 2-1. 현재 진행 상태 보고
07 착수계획의 Phase A~E 중 **어디까지 진행되었는지** 현황 보고 요청.

### 2-2. 기획팀 밸런스 작업 지원을 위한 시뮬레이션 환경 구축
07 착수계획에 따라, 기획팀이 밸런스 작업에 사용할 수 있는 시뮬레이션 환경을 구축해 주세요.

기획팀이 필요로 하는 것 (Phase 3 재개 준비 체크리스트 기준):
1. **Unity 전투 로직 기반 Headless C# 시뮬** (BattleCore 라이브러리)
2. **CLI 실행 환경** (JSON 입출력, 배치 실행 가능)
3. **Python ↔ C# 교차 검증 완료 리포트**
4. **기획팀용 CLI 사용 가이드** (`공유/소통/개발팀→기획팀/` 경유)
5. **전투 공식 SOT 문서** (터치 방어·회피·시너지 명문화)

### 2-3. 최소 선행 산출물 (기획팀 착수 가능 최소 조건)
전체 Phase A~E 완료 전이라도, 기획팀이 밸런스 작업을 **부분적으로라도 시작**할 수 있는 최소 환경이 있다면 그것부터 제공 요청.

---

## 3. 연관 문서

- `프로젝트/수상한잡화점/개발/07_시뮬레이터_이원화_해소_착수계획_v1.md`
- `프로젝트/수상한잡화점/개발/08_전투시스템_SOT_v1.md`
- `프로젝트/수상한잡화점/기획/Phase3_재개준비_체크리스트_v1.md`
- `프로젝트/수상한잡화점/기획/Phase0_1_앵커전투시뮬레이션_v1.md`

---

## 4. 응답 요청

1. 현재 시뮬레이터 이원화 해소 작업 진행 상태
2. 기획팀에 시뮬레이션 환경 제공 가능 시점 또는 즉시 착수 계획
3. 차단 요인이 있다면 명시 (C3)
