---
from: 서버팀장
to: PM
date: 2026-04-17
type: 점검보고
status: 완료
tags: [업무공유체계, 서버팀, 예방체계, DevOps, 재해복구]
related: [C8, C13, C27, C29-4, C30, P26]
---

# 업무 공유·기록 체계 점검 — 서버팀 관점

> **전제**: 서버팀은 현재 활성 작업이 없음 (#2 서버 Critical 보안 3건 보류 중, 재개 트리거: 서버 파트 정비 완료 통보). 본 점검은 **서버 재개 시점에 사각지대가 드러나지 않도록 예방 체계** 구축을 중심으로 한다.

---

## A. 현황 실측 — 서버·운영 영역 미비점

### A-1. 서버 특수 기록 채널 부재
현재 조직 기록 체계는 **기획·개발 문서 작업 중심**으로 구축되어 있다. 서버·운영이 재개되면 다음 기록 유형이 기존 채널(대화로그·PD 지시 로그)만으로는 **추적 불가능**하다:

1) **배포 이벤트** — 언제·어디에(dev/staging/prod)·무엇을·누가 배포했는가. 현재 P24 대화로그 자유 태그로는 배포 이력 교차 검색 불가
2) **DB 스키마 마이그레이션 이력** — 마이그레이션 스크립트 적용 순서·롤백 가능성·데이터 영향 범위. C6 백업 의무의 서버 DB 버전
3) **장애·인시던트 기록** — 탐지 시각·영향 범위·조치·RCA(Root Cause Analysis)·재발 방지책. 현재 `🚨_*` 공지는 *알림*용이지 *회고*용이 아님
4) **API 계약 변경 이력** — Breaking Change 여부·클라이언트 영향·하위 호환 기간. P13 "공용 인터페이스 변경 시 사전 공유" 의무의 실행 채널 부재

### A-2. DevOps 자동화 hook 공백
`.claude/settings.json` 확인 결과, 현재 설치된 hook은 **PreToolUse·SessionStart·UserPromptSubmit 3종**. 서버 재개 시 필요한 hook이 누락:

1) **PostToolUse** 미설치 — Edit/Write 후 자동 linter·검증이 돌지 않음. 서버 코드·config 수정 시 syntax 오류가 다음 턴까지 검출되지 않는 리스크
2) **SessionEnd** 미설치 — 세션 종료 시점의 미완료 작업 자동 정리·대화로그 강제 작성이 에이전트 자율에 맡겨져 있음 (C31 자기검증 의존)
3) **Stop** hook 미설치 — 에이전트 응답 완료 직후 PD 지시 로그·Live 더미 동기화 상태 검증 자동화 부재 (C27 수동 의존)

### A-3. 재해 복구 체계 부재
조직의 모든 자산이 git 단일 SOT(`NerdNavisAi` 레포)에 집중. 다음 리스크 대응 미비:

1) **원격 저장소 장애 시 SOT 소실 가능성** — GitHub 장애·계정 사고 시 모든 기록 접근 불가. 로컬 클론이 유일한 백업인데 PC별 sync 주기에 따라 불균등
2) **대화로그·메모리 백업 정책 부재** — `공유/대화로그/`·`memory/` 가 레포와 운명 공동체. 별도 snapshot·스토리지 동기화 미구현
3) **감사 추적 요구 대응 불가** — "누가 언제 어떤 결정을 했는가"는 git blame·대화로그로 재구성 가능하나, **tamper-proof** 보장 없음 (force push로 history rewrite 가능, C19-2가 방어선이지만 사후 검증 메커니즘 부재)

### A-4. 민감 정보 누출 위험 채널 미정의
조직이 단일 세션 + 전 파일 공유 구조. 서버 재개 시 발생할 민감 정보(DB 크레덴셜·API 키·서명키·개인정보) 기록 위치가 사전 정의되지 않음. `.gitignore` 기반 제외는 있으나 **"기록하면 안 되는 것" 명시 가이드 부재**.

---

## B. 구체 개선안 (3단 위계 — 팀장 재량 / PM 조율 / PD님 결정)

### B-1. 팀장 재량 범위 (즉시 착수 가능, PM 합의 시 진행)

1) **서버 운영 기록 채널 디렉토리 신설** — `공유/운영기록/` 하위에 `배포/`·`DB_마이그레이션/`·`인시던트/`·`API_변경/` 4개 서브디렉토리. 파일명 규칙 `YYYY-MM-DD_<환경>_<요지>.md`. C14-2 변동비 유지 (on-demand 참조)
2) **인시던트 기록 템플릿 정의** — `공유/운영기록/인시던트/_TEMPLATE.md`. 필드: 탐지 시각·영향 범위·타임라인·조치·근본 원인(C2)·재발 방지책·관련 커밋. 장애 종료 시점 필수 작성
3) **API 변경 영향 분석 체크리스트** — P13 의무의 서버 측 구체화. Breaking Change 판정 기준·클라이언트 공지 전 필수 확인 항목

### B-2. PM 조율 필요 (양팀 영향·hook 추가)

1) **PostToolUse·SessionEnd hook 신설 논의** — `.claude/settings.json` 수정은 조직 전체 영향. PM·개발팀장·기획팀장 합의 후 `scripts/post_tool_validate.sh`·`scripts/session_end_sync.sh` 추가. 효과: C27(Agent 호출 완료 시 로그 갱신 확인)·C29-4(완료 동기화) 자동화
   - A. `post_tool_validate.sh`: Edit/Write 후 `.live/` 미반영분 감지 시 경고 출력
   - B. `session_end_sync.sh`: 당일 대화로그 부재·활성 지시 중 갱신 누락 감지 시 경고
2) **민감 정보 기록 금지 가이드라인** — `공유/조직공지/2026-XX-XX_민감정보_기록금지_가이드.md` 발행 협의. `.gitignore` 대상 + 기록 허용 대체 채널(환경변수·비밀 관리자) 명시
3) **서버 재개 체크리스트 사전 작성** — #2 재개 트리거 발동 시 즉시 적용할 온보딩 체크리스트. 위 B-1·B-2 항목 + `memory/org/` 선행 검토 + Critical 보안 3건 인수인계

### B-3. PD님 결정 필요 (헌법급·외부 영향)

1) **재해 복구 전략 수립** — 조직 레포 원격 이중화(GitHub + NAS 또는 자가 Gitea) 여부. C8 프로덕션 보호 정신의 *조직 기록 자산* 버전. 비용·운영 부담 때문에 PD님 결정 사안
2) **감사 추적 tamper-proof 수준 결정** — git history rewrite 금지 정책(signed commits 강제·branch protection 강화) 도입 여부. 현재 C19-2가 정성적 방어, 정량적 기술 방어는 PD님 결정

---

## C. 서버 재개 시 예비 제안 (#2 재개 트리거 발동 대비)

서버 Critical 보안 3건 재개 시 **선행 필수**:

1) **인수인계 패키지 Read 순서 고정** — 재개 시점의 서버팀장이 반드시 Read할 문서 순서를 예비 정의
   - A. `공유/대화로그/수상한잡화점/` 중 `#서버` 태그 검색
   - B. `공유/PD_지시_트래킹/개발팀_PD_지시_로그.md` 완료 아카이브에서 서버 관련 항목 전수
   - C. `memory/org/feedback_*.md` 중 서버·보안·C8 관련 피드백
2) **Critical 3건 착수 전 체크포인트 기록** — 착수 시점의 서버 상태 스냅샷(버전·config·현재 취약점 범위)을 `공유/운영기록/인시던트/` 또는 별도 `보안점검/`에 기록. 롤백 기준선 확보
3) **클라이언트·기획팀 동기화 사전 통보** — P13 준수. 서버 Critical 수정은 API·데이터 포맷 영향 가능성 있음. 양팀에 **변경 범위 사전 공유 → 협의 → 수정 착수** 순서 고정
4) **Live 더미 적극 활용** — 서버 관련 `.live/` 더미 파일이 현재 없음. 서버 재개 시 설정·regex 변경을 Live 더미에 즉시 기록하여 다른 세션 실시간 추적 보장 (P25)

---

## D. 요약

| 분류 | 건수 | 긴급도 |
|------|------|--------|
| A. 현황 미비점 | 4건 (서버 특수 채널·hook 공백·재해 복구·민감 정보) | 예방 — 서버 재개 전 해결 권장 |
| B-1. 팀장 재량 | 3건 (기록 채널·인시던트 템플릿·API 체크리스트) | PM 합의 즉시 착수 가능 |
| B-2. PM 조율 | 3건 (hook 신설·민감정보 가이드·재개 체크리스트) | 양팀 합의 필요 |
| B-3. PD님 결정 | 2건 (재해 복구·감사 추적) | 비용·정책 수반 |
| C. 재개 예비 | 4건 | 트리거 발동 시 즉시 적용 |

**핵심 관점**: 서버팀은 활성 작업 부재 중이지만, **재개 시점의 사각지대는 이미 발생 중**. 기록 채널·자동화 hook·재해 복구는 재개 후에 급하게 만들면 C8·C13 위반 리스크 상승. C29 자율 수행 정신에 따라 팀장 재량 범위(B-1)는 PM 합의 후 즉시 착수 제안.

**서버팀장 자체 다짐**: C23·C29·C30 준수. 본 보고는 병행 호출된 개발팀장·기획팀장·클라이언트팀장·pm-auditor 보고와 교차 검증되어 PM이 통합 판단할 자료.
