---
from: 개발팀장
to: 총괄PM
type: 상태보고
status: 대기
date: 2026-04-16
---

# 개발팀 업무현황 보고 — 2026-04-16

> ⚠️ **DEPRECATED (2026-04-17, pm-auditor 감사 Major M2)**: 본 보고서는 2026-04-16 스냅샷이며 이후 갱신이 누락되어 **구버전 사실관계 잔류**. #17·#12 "차단됨"으로 기재했으나 실제로는 완료 아카이브 이동됨. OI-2 "결정 대기"로 기재했으나 실제로는 2026-04-16 PD님 승인 완료(커밋 `7187ac6`). **최신 현황은 `공유/PD_지시_트래킹/개발팀_PD_지시_로그.md` 직접 참조 + 개발팀장 2026-04-17 업무현황 갱신본 생성 예정**.


## 1. 즉시 착수 가능한 작업 (차단 요인 없음)

| # | 지시 요지 | 즉시 착수 가능 근거 | 비고 |
|---|-----------|-------------------|------|
| #1 | Tier 1 잔여 9종 구현 (EnumToInt·EnumEx·FormatEx·SafeAreaBorder 등) | OI-2·3·4와 무관한 순수 구현 작업 | 2026-04-15 오후 정정에서 즉시 재개 확인 |
| #5-B | Phase 0-C 착수 (Q-P1/P2/P3 응답서 + 시뮬레이터 전략 초안) | Phase 0-B(08·09·10 SOT) 완료 기반으로 작성 가능 | 착수 후 pm-general 즉시 공유 의무 |
| #4 | Git 동기화 Phase 0 dry-run 기술 준비 | 호스팅·외부 접근 결정과 독립된 환경 스캔·경로 추상화 검증 단계 | DevOps·QA 공동 진행 가능 |
| #3 | 시뮬레이터 이원화 해소 진척 재점검 | 선행 착수계획 문서(`07_시뮬레이터_이원화_해소_착수계획_v1.md`) 완료 | 추가 진척분 미반영 상태, 재점검 필요 |

## 2. 차단 요인이 있는 작업

| # | 지시 요지 | 차단 요인 | 재개 트리거 |
|---|-----------|----------|-----------|
| #2 | 서버 Critical 보안 3건 | 서버 파트 정비 미완료 (PD님 지시로 보류) | 서버팀 가동 + 서버 파트 정비 완료 통보 |
| #17 | C17-3 보강 — main 반영 | main 반영은 되돌리기 어려운 액션으로 PD님 별도 승인 필요 (C19-2) | PD님 명시 승인 |
| #12 | C17 신설 — OI-2 위임 안건 재도출 | OI-2(코어 배포 방식) 안건서(`03_배포방식_안건_v1.md`) 완료, PD님 결정 대기 | PD님 OI-2 결정 |

## 3. PD님 결정 대기 항목

| 안건 | 내용 | 참조 문서 |
|------|------|----------|
| OI-2 | 코어 배포 방식 3안 중 택1 (권장: C+H1 하이브리드) | `개발팀/코어_설계/03_배포방식_안건_v1.md` |
| OI-3 | 법무 검토 범위 — 이미 "불요, 최대 차용 허용" 결정. 확인 완료 | `06_신규코어_설계안_v1.md` |
| OI-4 | 1차 릴리스 범위 — A안(9개 모듈 일괄) 이미 확정. 확인 완료 | `06_신규코어_설계안_v1.md` |
| C17-3 main 반영 | C17-3 보강분 main 병합 승인 | `공유/공통_업무_규칙.md` 개정본 |

> **비고**: OI-3·OI-4는 2026-04-15 이미 PD님 결정 완료. 잔여 결정 안건은 OI-2(배포 방식)와 C17-3 main 반영 2건.
